{
  "source_id": "cecn",
  "url": "http://finance.ce.cn/stock/gsgdbd/202606/t20260620_3042004.shtml",
  "url_hash": "d60ca0acfbb83b99",
  "title": "联诚精密募投项目二度延期2022年募4.2亿长城证券保荐",
  "content": "中国经济网北京6月20日讯 联诚精密(002921.SZ)近日披露《关于部分募投项目重新论证并再次延期的公告》。\n公司于2026年6月17日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目重新论证并再次延期的议案》。同意在实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对公司非公开发行股票募投项目“精密液压零部件智能制造项目”达到预定可使用状态的时间进行再次调整。\n公告称，公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整。\n募投项目“精密液压零部件智能制造项目”原计划达到预计可使用状态时间为2025年3月31日，首次延期后计划达到预计可使用状态时间为2026年6月30日，本次延期后项目达到预计可使用状态时间为2027年12月31日。\n截至2026年5月31日，“精密液压零部件智能制造项目”承诺投资总额约3.43亿元，累计投入金额约1.49亿元，投入进度为43.55%。\n针对项目延期的原因，联诚精密在公告中表示，受全球宏观经济增速放缓、地缘政治及国际贸易冲突、全球经济碎片化等因素影响，国内外经济近年面临有效需求不足、部分行业市场竞争加剧、整体投资放缓等不利情形。公司精密液压零部件所重点服务的下游工程机械、商用车、工业装备等行业亦存在市场不确定性提升、客户订单增速放缓等情形。为应对市场需求的不确定性，避免在市场下行周期盲目扩大产能造成的募集资金低效使用、产能闲置风险，公司立足长期发展，采取审慎的资金投入策略，结合下游客户订单情况、市场复苏节奏动态调整项目建设进度，放缓了设备采购与产线投产节奏，相应延长了项目整体建设周期。\n“为控制募投项目风险，在投资过程中谨慎投入，故而“精密液压零部件智能制造项目”投入进度晚于预期，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形。”联诚精密表示。\n公司还表示，尚未使用的募集资金主要用于“精密液压零部件智能制造项目”的建设，公司将根据项目实际实施进度分阶段投入，以确保资源配置的合理性和项目推进的稳健性。\n对于募集资金投资项目延期对公司的影响，公司称，本次募集资金投资项目延期，是公司根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。\n公告显示，经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3839号）核准，公司于2022年2月通过询价方式向特定对象发行25,601,208股新股，本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币423,699,992.40元，扣除发行费用人民币21,027,381.03元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币402,672,611.37元。上述募集资金已于2022年2月28日全部到账，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到账情况进行了审验，并出具了和信验字（2022）第000009号《验资报告》。\n上述非公开发行股票的保荐机构（主承销商）为长城证券股份有限公司，保荐代表人安忠良、钱伟。\n(责任编辑：田云绯)",
  "author": "田云绯",
  "source_name": null,
  "publish_time": "2026-06-20T08:56:35",
  "publish_time_raw": "2026-06-20 08:56:35",
  "extracted_at": "2026-06-22T08:08:30.352954",
  "images": [],
  "word_count": 1165
}